Коровинська сільська рада наприкінці року вирішила реконструювати Коровинську загальноосвітню школу I- III ступенів. 4-го листопада 2019 року було оприлюднено тендер на проведення відповідних робіт.
Кінцевим строком здачі об’єкту вказано 25 грудня 2019 року. Стосовно цієї дати в учасників виникали питання та скарги, але замовник залишив все без змін, аргументуючи тим, що кошти виділені на поточний рік.
Пропозиції подавали три учасники ПП “БУДСТАР-ПЛЮС”, ДП ПАТ “СУМБУД” БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛЕБЕДИНПРОМБУД” і ТОВ “БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “КРОС””. Перемогу здобуває «КРОС», не дивлячись на те, що у нього найвища цінова пропозиція, майже 8 млн. грн. Двом іншим учасникам відмовляють через відсутність деяких документів, зазначених у вимогах ТД. А саме: ліцензії на виконання робіт та графіку проведення реконструкції.
Відповідно до графіку виконання робіт, поданого компанією «КРОС», роботи вони мають почати 2-го грудня, не дивлячись на те, що договір підписаний 6-го грудня.
В графіку вказано, що фірма зможе виконати роботи на протязі 21 дня. Враховуючи обсяг робіт і кількість працівників компанії, зробити це буде дуже важко. Адже в довідці про наявність працівників вказано 9 чоловік, серед яких з робітничими професіями тільки половина: два малярі, бригадир та монтажник.
В тендерній документації конкретно прописані роботи, які мають бути виконані. Наприклад, роботи по заземленню, які мають виконувати електрики. Такий персонал на фірмі взагалі відсутній.
Аналогічний стан речей і з земельними роботами. Згідно з вимогами тендерної документації, виконавець робіт має володіти спецтехнікою.
Проте, відповідно до довідки про матеріально-технічну базу, даними машинами, ТОВ «КРОС» не володіє. І серед орендованих у ТОВ «АКЦЕНТ» їх також немає.
До речі, орендовані автокрани, які вказані в довідці, на ТОВ «АКЦЕНТ» також не числяться.
Отже, дуже цікаво, як монтажник, бригадир та два малярі виконають реконструкцію будівлі на 8 млн. грн. за 21 день без необхідної матеріально-технічної бази.