ЕБРР: новый конфайнмент на ЧАЭС должны завершить весной 2017
Так выглядит первая половина НБК В 2012 году, когда началось строительство, его стоимость оценивалась в 1 млрд евро, а планировали завершить в 2015 году. Впрочем, в ЕБРР говорят, что изменения в графике сооружения НБК не представляют угрозы безопасности, поскольку существующие сейчас конструкции имеют достаточный "запас жизни". Прежде всего ВВС Украина спросила г-на Новака о том, происходит ли сооружение нового безопасного конфайнмента в Чернобыле согласно утвержденному ранее графику. Винс Новак: Важно сказать, что строительство нового безопасного конфайнмента продолжается беспрепятственно. Сейчас утверждается окончательный график. Среди ключевых пунктов этого графика - то, что новый конфайнмент будет полностью собран в середине следующего года. И потом, после установки оборудования, его установят и поместят на чернобыльский саркофаг весной 2017 года. ВВС Украина: То есть, опираясь на предыдущие сообщения ЕБРР о намерениях завершить строительство летом 2015 года, можно сказать, что возведение конфайнмента затянулось? Винс Новак: Да, эти данные, которые я вам привожу, это последние данные о ситуации. ВВС Украина: А в чем причина этого затягивания? Винс Новак: Главной причиной в действительности стало изменение в масштабах работ, в частности по некоторым элементам. Они включают системы и мощности, которые поддерживают работу нового безопасного конфайнмента. Это системы, которые нельзя было спроектировать раньше, поскольку естественно, что они должны соответствовать структуре нового безопасного конфайнмента. Произошел существенный рост в масштабе и количестве этих систем. ВВС Украина: Объясните, пожалуйста, о каких именно системах идет речь? Винс Новак: Я могу привести вам некоторые примеры. Один из примеров - это так называемое "технологическое здание". С одной стороны, это - элемент конструкции нового безопасного конфайнмента (НБК), который частично расположен внутри него, а частично - снаружи. В этом здании должны быть все системы контроля для НБК. И в нем также должно быть оборудование для работы с зараженным оборудованием после демонтажа. Это здание оказалось значительно сложнее, чем рассчитывали. Другой пример - это вентиляционная система для НБК. Вентиляционная система очень важна для НБК, поскольку она должна удерживать уровень влажности в конфайнменте ниже 40%. Это очень критично для борьбы с коррозией на НБК. И эта система оказалась тоже значительно больше. На это понадобилось больше времени, и это будет стоить дороже. ВВС Украина: То есть, стоимость возведения НБК изменилась? Винс Новак: Стоимость НБК окончательно рассчитывается сейчас, и мы ожидаем, что это будет сделано в ближайшие дни. Но ясно, что НБК будет стоить в районе 1,4 млрд евро. ВВС Украина: Достаточно ли сейчас средств для завершения НБК? Ведь в 2011 году, когда проводили конференцию доноров, собрали меньшую сумму. Винс Новак: Да, и ясно, что необходимо собрать дополнительные средства. ВВС Украина: Есть ли намерения проводить новую донорскую конференцию? Винс Новак: Необязательно, но этот вопрос сейчас решают наши ключевые доноры. В этом мы в основном полагаемся на тех доноров, которые у нас уже есть. К ним относятся страны, которые инициировали эту программу. Это страны Большой семерки и Евросоюз, к ним также присоединились еще ряд стран. И сейчас у нас есть более чем 40 стран, которые сделали взносы в программу. Среди тех, кто сделал значительный вклад, есть и Россия. ВВС Украина: Сколько денег еще не хватает? Винс Новак: У нас достаточно денег, чтобы полностью продолжать проект до 2015 года. А потом нам понадобится финансовая поддержка. ВВС Украина: Политический кризис в Украине повлиял на возведение НБК? Винс Новак: Хорошо, что вы спросили, потому что у СМИ была противоречивая информация. Важно отметить, что сооружение продолжается без таких воздействий. Те, с кем заключены контракты, работают на полную. Вы, наверное, знаете, что ранее в этом месяце первая половина НБК была установлена на временное место, пока будет готова вторая половина. Ее монтаж уже идет. Мы надеемся, что поднятие второй половины будет осуществлен до середины-конца мая. Сооружение продолжается беспрепятственно. ВВС Украина: Есть ли какие-то технические проблемы с сооружением? Винс Новак: Это та сфера, которой я очень доволен, учитывая сложность этой конструкции, а также то, что такую конструкцию строят впервые. И понятно, что есть беспокойство. Но с начала сооружения НБК, а это было примерно два года назад, сведение идет очень хорошо. И не было никаких существенных технических проблем во время строительства. Поэтому мы оптимистично настроены относительно этого сложного проекта. С Винсом Новаком беседовала Дарья Тарадай
Руководитель департамента по ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития Винс Новак в интервью ВВС Украина рассказал, что стоимость возведения Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС выросла до 1,4 млрд евро, а его завершение планируется на весну 2017 года.