Im Jahr 2000 begann das FBI mit dem Projekt Trilogie, um seine veraltete Informationstechnologie (IT)-Infrastruktur zu erweitern. Dieses Projekt, ursprünglich geplant, drei Jahre zu nehmen und rund 380 Millionen Dollar zu kosten, endete weit über das Budget und hinter dem Zeitplan. Die Bemühungen um moderne Computer und Networking-Geräte waren generell erfolgreich, aber Versuche, neue Untersuchung zu entwickeln, die an die Science-Applikationen International Corporation (SAIC) ausgelagert wurden, waren es nicht. Virtual Case File, oder VCF, wie die Software bekannt war, wurde von schlecht definierten Zielen geplagt, und wiederholte Änderungen im Management. Im Januar 2005, mehr als zwei Jahre nachdem die Software ursprünglich für die Fertigstellung geplant war, hat das FBI das Projekt offiziell verlassen. Mindestens 100 Millionen US-Dollar (und vieles mehr durch einige Schätzungen) wurde für das Projekt ausgegeben, das nie einsatzbereit war. Das FBI wurde gezwungen, seine Jahrzehnt automatisierte Case-Support-System weiter zu nutzen, die IT-Experten als unzureichend unzureichend betrachten. Im März 2005 kündigte das FBI an, dass es ein neues, mehr Software-Projekt, den Code-Namen Sentinel, begann, den sie bis 2009. abschließen sollen.
Welches Projekt konzentriert sich auf die Modernisierung von FBI-Informationstechnologie-Infrastruktur?
Trilogie-Projekt